---
title: "Thủ tướng kiểm tra hiện trường sân bay Long Thành trước mốc đón chuyến bay đầu tiên"
avatar: https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/01/07/e902531d-65d7-458c-9140-69ef062f298c.jpg
slug: thu-tuong-kiem-tra-hien-truong-san-bay-long-thanh-truoc-moc-don-chuyen-bay-dau-tien-89800
url: https://doanhnhan.baophapluat.vn/thu-tuong-kiem-tra-hien-truong-san-bay-long-thanh-truoc-moc-don-chuyen-bay-dau-tien-89800.html
published_at: 04:30 15/12/2025
updated_at: 04:30 15/12/2025
authors: 
source:
  name: Báo Pháp Luật Việt Nam
  domain: baophapluat.vn
  type: press
category: Địa ốc
topics:
  - sân bay Long Thành
  - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
language: vi
content_type: article
---

# Thủ tướng kiểm tra hiện trường sân bay Long Thành trước mốc đón chuyến bay đầu tiên

## Chiều 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu và dự án thành phần 2 – các công trình quản lý bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Buổi kiểm tra diễn ra trong bối cảnh toàn bộ dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nước rút, hướng tới mốc đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Tại dự án thành phần 3, Thủ tướng thị sát khu vực sân đỗ tàu bay và nhà ga hành khách – những hạng mục then chốt của sân bay. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy không khí thi công khẩn trương, nhiều mũi thi công đồng loạt, máy móc và nhân lực được huy động tối đa. Thủ tướng đánh giá cao sự chuyển biến rõ nét của công trường, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường nhân lực, chỉnh trang cảnh quan để bảo đảm diện mạo đồng bộ, khang trang.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/01/07/2ba2dbeb-2e55-40ba-936c-c03391315d66.jpg)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay.

Theo báo cáo của ACV, gói thầu 4.7 sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách do Liên danh ACC – Trường Sơn – Vinaconex – Vinadic – Cienco4 – ACJC thi công, khởi công từ tháng 8/2023. Đến nay, nền đất sân đỗ đã hoàn thành, bê tông xi măng đạt khoảng 98%, các hạng mục hầm kỹ thuật và hệ thống thoát nước hoàn thành 100%. Toàn bộ kết cấu sân đỗ, hệ thống chiếu sáng, đèn hiệu và đường lăn dự kiến hoàn thành trước ngày 19/12/2025.

Tại gói thầu 5.10 nhà ga hành khách, Thủ tướng trực tiếp kiểm tra sàn nhà ga và nhiều vị trí quan trọng. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh công tác hoàn thiện, làm đẹp không gian trong và ngoài nhà ga, sẵn sàng phục vụ chuyến bay đặc biệt. Ghi nhận tại khu vực hành lý đến cho thấy hệ thống băng chuyền hiện đại, tích hợp mã vạch, thể hiện rõ định hướng xây dựng sân bay thông minh, tiêu chuẩn 5 sao.

![](https://cdn.baophapluat.vn/uploaded/images/2026/01/07/77bad965-e117-418f-b582-6f753b8546e0.jpg)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay.

Trao đổi tại hiện trường, Thủ tướng nhấn mạnh sân bay Long Thành phải được xây dựng theo hướng xanh – thông minh – hiện đại – thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp. Sân bay không chỉ phục vụ vận tải hàng không mà còn phải trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và kinh tế hàng không, với hệ thống kho bãi và cơ sở dữ liệu đồng bộ. Thủ tướng lưu ý tăng cường trồng cây xanh, tạo cảnh quan hài hòa, thân thiện môi trường.

Theo ACV, hiện công trường nhà ga bố trí hơn 5.324 nhân sự cùng trên 1.000 máy móc, thiết bị. Toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và các tầng đã hoàn thành, giá trị khối lượng đạt hơn 24.263 tỷ đồng. Các hệ thống thiết bị hiện đại như xử lý hành lý, soi chiếu an ninh, cầu dẫn hành khách và thang cuốn đang được lắp đặt khẩn trương, nhiều hạng mục đạt từ 50–90% khối lượng.

Tại dự án thành phần 2 – các công trình quản lý bay, Thủ tướng kiểm tra tháp không lưu và nhà kỹ thuật. Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), toàn bộ hệ thống thiết bị hiện đại đã được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ điều hành các chuyến bay ngày 15/12 và 19/12. Thủ tướng nhấn mạnh tháp không lưu là “khối óc” điều hành toàn bộ hoạt động bay, yêu cầu hoàn thiện ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn, chính xác và hiện đại.
